Evaluación de la etapa de arrastre en un aprovechamiento de plantaciones forestales de Acacia (Acacia mangium). San Carlos, Alajuela, Costa Rica - (:unkn) unknown (Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2017)
Se evaluó el sistema tecnológico utilizado en la etapa de arrastre de un aprovechamiento de plantaciones forestales de acacia ubicadas en San Carlos, Alajuela, Costa Rica. Se determinó la eficiencia de la etapa de arrastre mediante un estudio de tiempos (T) y movimientos (M) utilizando la metodología del muestreo propuesta por Cordero y Serrano (1988). También se calculó la producción (m3/hr) tomando en cuenta el volumen (m3) y la duración de cada jornada evaluada; para obtener el volumen (m3) promedio se utilizó la fórmula Smalian. Se realizó el análisis de los costos de producción determinando el costo horario (₡/hr) de la etapa en estudio. Con base en el costo horario (₡/hr) y en la producción obtenida (m3/hr) se calculó el costo de producción (₡/m3). Se analizó el trabajo realizado durante seis jornadas, determinando los movimientos que conforman el ciclo de producción, tanto los productivos como los improductivos o atrasos, con el fin de recomendar las medidas correctivas para disminuir los atrasos y aumentar la eficiencia y la producción. Los caminos internos del área evaluada ya estaban construidos. Los fustes fueron arrastrados con bueyes, sólo se arrastró un fuste por ciclo y en las mejores condiciones 2, a lo largo de una distancia promedio de 64 metros. Se determinó una eficiencia de 59,72 %, una producción de 4,18 m3/hora y el “viaje cargado” fue el movimiento que más tiempo consumió con un 21,37% del total del tiempo. Finalmente, se obtuvo un costo por metro cúbico de ₡719,05.De acuerdo con estos resultados se establecieron algunas recomendaciones basadas en las metas de minimizar los riesgos laborales, el impacto en los animales, aumentar la producción y eficiencia y disminuir los costos de producción del sistema de aprovechamiento.
Keywords: bueyes; Acacia mangium; tracción animal; aprovechamiento de plantaciones; costos